%!TEX root = ../dokumentation.tex

\chapter{Aufgabe 3: Projektplanung}
\section{a) Projektstrukturplan}
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{image1.png}
    \caption{Projektstrukturplan}
    \end{figure}
\section{b) Projekt-Terminplanung}
Annahme Projekt beginnt am 03.12.2024 \\
Annahme Tage entspricht Arbeitstage, bis auf in dem Fall „Frist für Angebotsabgabe“. In diesem Fall
wird von Kalendertagen ausgegangen.
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textheight, angle=90]{image2.png}
    \caption{Grantt-Diagramm}
    \end{figure}
\cleardoublepage

\section{c) Aufreihung des kritischen Pfades}

Der kritische Pfad für das Projekt umfasst die folgenden Schritte:

\begin{enumerate}
    \item Kickoff-Veranstaltung
    \item Inventarisierung der Hardware
    \item Katalogisierung der Software-Systeme
    \item Dokumentation des Netzwerkes
    \item Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
    \item Versand der Ausschreibung
    \item Frist für Angebotsabgabe
    \item Angebotsvorauswahl
    \item Präsentationen der Anbieter
    \item Auswahl der zwei besten Anbieter
    \item Prüfung und Entscheidung über Outsourcing-Partnerschaft
\end{enumerate}

\section{d) Projektdauer und Arbeitszeitplanung}

Das Projekt kann innerhalb von \textbf{53 Arbeitstagen} abgeschlossen werden, wenn es am \textbf{03.12.2024} beginnt. 

Kalendarisch umfasst der Zeitraum \textbf{52 reguläre Arbeitstage}, da die \textit{Dokumentation des Netzwerkes} auch an einem \textbf{Samstag} durchgeführt wird.

